Title: Cas

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 19 [...] k€

4) CBTE au jour 16 [...] k€

5) Variance de performance au jour 16 [...] k€

6) CBTE au jour 19 [...] k€

7) Variance de coût au jour 19 [...] k€

8) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 45; 51; 41; 40.5; -4.5; 46.5; -5.5; -4.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 15 [...] k€

2) CBTP au jour 18 [...] k€

3) CRTE au jour 18 [...] k€

4) CBTE au jour 15 [...] k€

5) Variance de performance au jour 15 [...] k€

6) CBTE au jour 18 [...] k€

7) Variance de coût au jour 18 [...] k€

8) Variance de performance au jour 18 [...] k€
A: 38; 41; 42; 35.75; -2.25; 38.75; 3.25; -2.25

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 16.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 13 [...] k€

2) CBTP au jour 16 [...] k€

3) CRTE au jour 13 [...] k€

4) CRTE au jour 16 [...] k€

5) CBTE au jour 13 [...] k€

6) Variance de coût au jour 13 [...] k€

7) Variance de performance au jour 13 [...] k€

8) CBTE au jour 16 [...] k€

9) Variance de coût au jour 16 [...] k€

10) Variance de performance au jour 16 [...] k€
A: 32; 38; 26; 38; 24; 2; -8; 33.5; 4.5; -4.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 19 [...] k€

4) CBTE au jour 16 [...] k€

5) Variance de performance au jour 16 [...] k€

6) CBTE au jour 19 [...] k€

7) Variance de coût au jour 19 [...] k€

8) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 38; 44; 52; 35; -3; 40.5; 11.5; -3.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 19 [...] k€

4) CBTE au jour 16 [...] k€

5) Variance de performance au jour 16 [...] k€

6) CBTE au jour 19 [...] k€

7) Variance de coût au jour 19 [...] k€

8) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 34; 40; 52; 31; -3; 36.5; 15.5; -3.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 16 [...] k€

4) CRTE au jour 19 [...] k€

5) CBTE au jour 16 [...] k€

6) Variance de coût au jour 16 [...] k€

7) Variance de performance au jour 16 [...] k€

8) CBTE au jour 19 [...] k€

9) Variance de coût au jour 19 [...] k€

10) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 45; 51; 35; 41; 40.5; -5.5; -4.5; 46.5; -5.5; -4.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 15 [...] k€

2) CBTP au jour 18 [...] k€

3) CRTE au jour 15 [...] k€

4) CRTE au jour 18 [...] k€

5) CBTE au jour 15 [...] k€

6) Variance de coût au jour 15 [...] k€

7) Variance de performance au jour 15 [...] k€

8) CBTE au jour 18 [...] k€

9) Variance de coût au jour 18 [...] k€

10) Variance de performance au jour 18 [...] k€
A: 38; 41; 33; 42; 35.75; -2.75; -2.25; 38.75; 3.25; -2.25

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 16 [...] k€

4) CRTE au jour 19 [...] k€

5) CBTE au jour 16 [...] k€

6) Variance de coût au jour 16 [...] k€

7) Variance de performance au jour 16 [...] k€

8) CBTE au jour 19 [...] k€

9) Variance de coût au jour 19 [...] k€

10) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 38; 44; 40; 52; 35; 5; -3; 40.5; 11.5; -3.5

Q: Le tableau suivant donne les caractéristiques d'un projet.

[Image]

Les figures 1 et 2 ci dessous montre les diagrammes de Gantt réel et planifié du projet ainsi qu’une partie des courbes CBTP et CRTE complétés jusqu’au jour 19.

[Image]

Hypothèse: la répartition du coût de la tâche est linéaire pendant son exécution.

Complétez les valeurs demandées en fonction des données précédentes. Si besoin donner votre valeur avec deux chiffres significatifs après la virgule.

1) CBTP au jour 16 [...] k€

2) CBTP au jour 19 [...] k€

3) CRTE au jour 16 [...] k€

4) CRTE au jour 19 [...] k€

5) CBTE au jour 16 [...] k€

6) Variance de coût au jour 16 [...] k€

7) Variance de performance au jour 16 [...] k€

8) CBTE au jour 19 [...] k€

9) Variance de coût au jour 19 [...] k€

10) Variance de performance au jour 19 [...] k€
A: 34; 40; 43; 52; 31; 12; -3; 36.5; 15.5; -3.5