Title: noms fixes

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :
- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Indiquez les valeurs dans les cadres ci-dessous : à la question suivante vous devrez rendre votre copie au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens puis en déposant depuis l'application Moodle.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
A | {A} | C E H | FD 0j DD 2j FF 0j
B | {B} | G |
C | {C} | F | FD 6j
D | {D} | B F |
E | {E} | D |
F | {F} | G |
G | {G} |  |
H | {H} | F |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :
- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Indiquez les valeurs dans les cadres ci-dessous : à la question suivante vous devrez rendre votre copie au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens puis en déposant depuis l'application Moodle.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
A | {A} | H E | FD 0j DD 2j
B | {B} | G |
C | {C} | F | FD 2j
D | {D} | B F |
E | {E} | D |
F | {F} | G |
G | {G} |  |
H | {H} | C |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :
- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Indiquez les valeurs dans les cadres ci-dessous : à la question suivante vous devrez rendre votre copie au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens puis en déposant depuis l'application Moodle.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
A | {A} | H E | DD 3j FD 0j
B | {B} |  |
C | {C} | F |
D | {D} | G |
E | {E} | D |
F | {F} | B |
G | {G} | B |
H | {H} | C D | FD 0j FD 4J

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :
- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Indiquez les valeurs dans les cadres ci-dessous : à la question suivante vous devrez rendre votre copie au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens puis en déposant depuis l'application Moodle.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
A | {A} | E G H | FD 0j FF 0j DD 3j
B | {B} |  |
C | {C} | F |
D | {D} | B |
E | {E} | D | FD 5j
F | {F} | B |
G | {G} | B |
H | {H} | C D |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :