Title: Gantt Aléatoire

réf. {Ordre[0]}{Ordre[1]}{Ordre[2]}{Ordre[3]}{Ordre[4]}{Ordre[5]}{Ordre[6]}{Ordre[7]}

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :

- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
{R[0]} | {A} | {R[2]} {R[4]} {R[7]} | FD 0j DD 2j FF 0j
{R[1]} | {B} | {R[6]} |
{R[2]} | {C} | {R[5]} | FD 6j
{R[3]} | {D} | {R[1]} {R[5]} |
{R[4]} | {E} | {R[3]} |
{R[5]} | {F} | {R[6]} |
{R[6]} | {G} |  |
{R[7]} | {H} | {R[5]} |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :

- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
{R[0]} | {A} | {R[7]} {R[4]} | FD 0j DD 2j
{R[1]} | {B} | {R[6]} |
{R[2]} | {C} | {R[5]} | FD 2j
{R[3]} | {D} | {R[1]} {R[5]} |
{R[4]} | {E} | {R[3]} |
{R[5]} | {F} | {R[6]} |
{R[6]} | {G} |  |
{R[7]} | {H} | {R[2]} |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :

- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
{R[0]} | {A} | {R[7]} {R[4]} | DD 3j FD 0j
{R[1]} | {B} |  |
{R[2]} | {C} | {R[5]} |
{R[3]} | {D} | {R[6]} |
{R[4]} | {E} | {R[3]} |
{R[5]} | {F} | {R[1]} |
{R[6]} | {G} | {R[1]} |
{R[7]} | {H} | {R[2]} {R[3]} | FD 0j FD 4J

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :

A partir du tableau des activités vous devez répondre sur votre copie papier pour :

- établir le réseau des antécédents
- entourer les tâches du chemin critique
- tracer le diagramme de Gantt au plus tôt et faire apparaître les marges libre et totale en précisant votre légende

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf :
{R[0]} | {A} | {R[4]} {R[6]} {R[7]} | FD 0j FF 0j DD 3j
{R[1]} | {B} |  |
{R[2]} | {C} | {R[5]} |
{R[3]} | {D} | {R[1]} |
{R[4]} | {E} | {R[3]} | FD 5j
{R[5]} | {F} | {R[1]} |
{R[6]} | {G} | {R[1]} |
{R[7]} | {H} | {R[2]} {R[3]} |

Indiquez les réponses pour chaque cadre ci-dessous (en jours ouvrés) :