Title: archives

A partir du tableau des activités vous devez :
1. Etablir l'histogramme des ressources
2. Entourer la surcharge sur l'histogramme des ressources et noter les tâches responsables.
3. Proposer une solution pour y remédier et modifier le diagramme de Gantt. Attention, vos modifications ne doivent pas allonger la durée du projet
4. Nommer le type de la solution utilisée.

Contraintes : Les ressources sont des ressources de main d'œuvre. La quantité de ressource affectée à chacune des activités doit obligatoirement être un entier, il n'y a pas de possibilité d'heures supplémentaires. On ne peut modifier, ni le type de ressource affectée à une activité, ni leur proportion respective si plusieurs ressources sont affectées à une même activité, ni les liens (type et délai) entre activités. Le nombre de ressources affectées à une activité doit rester constant pendant l'exécution de celle-ci.

Les limites de capacité du projet sont définies dans le tableau suivant :

Limites de capacité
Nom de la ressource | R1 | R2 | R3
Quantité | 2 | 2 | 3

Utilisez les documents ressources puis rendez votre réponse au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf : | Ressources
A | {A} | C E | FD 0j DD 2j | 3R2
B | {B} | G |  | 1 R1 +2 R2
C | {C} | F | FD 6j | 1 R1 + 2 R2
D | {D} | B F |  | 3 R2
E | {E} | D |  | 1 R1
F | {F} | G |  | 1 R2
G | {G} |  |  | 3 R1 +1 R3
H | {H} | F |  | 1 R3

A partir du tableau des activités vous devez :
1. Etablir l'histogramme des ressources
2. Entourer la surcharge sur l'histogramme des ressources et noter les tâches responsables.
3. Proposer une solution pour y remédier et modifier le diagramme de Gantt. Attention, vos modifications ne doivent pas allonger la durée du projet
4. Nommer le type de la solution utilisée.

Contraintes : Les ressources sont des ressources de main d'œuvre. La quantité de ressource affectée à chacune des activités doit obligatoirement être un entier, il n'y a pas de possibilité d'heures supplémentaires. On ne peut modifier, ni le type de ressource affectée à une activité, ni leur proportion respective si plusieurs ressources sont affectées à une même activité, ni les liens (type et délai) entre activités. Le nombre de ressources affectées à une activité doit rester constant pendant l'exécution de celle-ci.

Les limites de capacité du projet sont définies dans le tableau suivant :

Limites de capacité
Nom de la ressource | R1 | R2 | R3
Quantité | 2 | 2 | 3

Utilisez les documents ressources puis rendez votre réponse au format PDF, par exemple en prenant en photo votre feuille en utilisant Office Lens.

Tableau des activités (durées en jours ouvrés)
Activités | Durée (jours) | Antériorités | Type de lien et délai (valeur du lien) FD (0 jour) sauf : | Ressources
A | {A} | H E | FD 0j DD 2j | 3 R2
B | {B} | G |  | 1 R1 + 1R2
C | {C} | F | FD 2j | 1 R1 +1 R2
D | {D} | B F |  | 3R2
E | {E} | D |  | 1 R1
F | {F} | G |  | 2 R2
G | {G} |  |  | 3 R1 +3 R3
H | {H} | C |  | 1 R3