Title: Cours coût

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Choisir la bonne proposition.

Rappel : l'axe des abscisses d'une courbe de coût "Burn up chart" représente le délai attendu, tandis que l'axe des ordonnées correspond au délai réél.

Si un point d'une courbe "Burn up chart" se trouve au dessus de la courbe d'avancement nominal. On dit alors que :
- le projet est en avance.
- le projet est en retard.
- le projet est dans les temps
A: le projet est en retard.

Q: Choisir la bonne proposition.

La courbe du CBTP se construit à partir:
- de relevés des délais et des coûts réalisés pendant le projet.
- des délais et des coûts prévus pendant le projet.
- de relevés des délais réalisés et des coûts prévus pendant le projet.
- des délais prévus et des coûts réalisés pendant le projet.
A: des délais et des coûts prévus pendant le projet.

Q: Choisir la bonne proposition.

La courbe du CBTE se construit à partir:
- de relevés des délais et des coûts réalisés pendant le projet.
- des délais et des coûts prévus pendant le projet.
- de relevés des délais réalisés et des coûts prévus pendant le projet.
- des délais prévus et des coûts réalisés pendant le projet.
A: de relevés des délais réalisés et des coûts prévus pendant le projet.

Q: Choisir la bonne proposition.

La courbe du CRTE se construit à partir:
- de relevés des délais et des coûts réalisés pendant le projet.
- des délais et des coûts prévus pendant le projet.
- de relevés des délais réalisés et des coûts prévus pendant le projet.
- des délais prévus et des coûts réalisés pendant le projet.
A: de relevés des délais et des coûts réalisés pendant le projet.

Q: Choisir la ou les bonne(s) proposition(s) :

Pourquoi suivre les coûts?
- Pour suivre de façon régulière l'avancement physique du projet
- Pour ajuster les prévisions budgétaires.
- Pour décider d'actions correctives éventuelles, afin de respecter les contraintes de coûts.
- Pour identifier les surcharges.
A: Pour suivre de façon régulière l'avancement physique du projet; Pour ajuster les prévisions budgétaires.; Pour décider d'actions correctives éventuelles, afin de respecter les contraintes de coûts.

Q: Choisir la bonne proposition.

A quoi sert le CBTE?
- C'est une grandeur intermédiaire qui permet d'isoler deux sources d'écart et de comparer le CRTE et le CBTP.
- Il permet d'obtenir le coût réellement dépensé pendant le projet.
- Utilisé seul, il permet d'identifier un retard dans le projet.
A: C'est une grandeur intermédiaire qui permet d'isoler deux sources d'écart et de comparer le CRTE et le CBTP.