Title: Cours ressources

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Choisir la bonne proposition.

Le diagramme de Gantt des ressources permet de :
- calculer la date de fin du projet
- définir une répartition temporelle des tâches par ressource.
- vérifier que le projet ne possède pas de surcharge.
- permet de calculer le coût global du projet.
A: définir une répartition temporelle des tâches par ressource.

Q: Une équipe de projet souhaite calculer la durée du projet en fonction de la charge de travail et de sa capacité.

Vous devez choisir parmi les formules suivantes laquelle lui permettra de trouver la bonne valeur :
- \( durée = \frac{charge}{capacité} \)
- \( durée = capacité * charge \)
- \( durée = \frac{capacité}{charge} \)
- \( durée = capacité - charge \)
A: \( durée = \frac{charge}{capacité} \)

Q: Choisir une réponse parmi les propositions.

Pour identifier une surcharge sur un histogramme des ressources :
- Il faut déterminer les charges qui dépassent la limite de capacité.
- Il faut déterminer les charges qui sont en dessous de la limite de capacité.
- Il faut déterminer les charges qui sont utilisées par plusieurs ressources.
- Il faut déterminer les charges qui durent le plus longtemps.
A: Il faut déterminer les charges qui dépassent la limite de capacité.

Q: Choisir la ou les bonne(s) proposition(s).

Quels sont les éléments à connaitre pour tracer un histogramme des ressources?
- la répartition des ressources par tâche.
- le déroulement du projet par exemple sous la forme d'un diagramme de Gantt.
- la limite de capacité de chacune des ressources.
- le budget alloué au projet
A: la répartition des ressources par tâche.; le déroulement du projet par exemple sous la forme d'un diagramme de Gantt.; la limite de capacité de chacune des ressources.

Q: Choisir le ou les bonne(s) proposition(s).

Afin de résoudre les surcharges d'un projet, sans modifier le budget initial, on peut :
- déplacer une ou plusieurs tâche(s) du projet.
- modifier la répartition des ressources au sein d'une ou plusieur(s) tâches afin de modifier leur durée.
- augmenter la capacité allouée aux ressources du projet.
A: déplacer une ou plusieurs tâche(s) du projet.; modifier la répartition des ressources au sein d'une ou plusieur(s) tâches afin de modifier leur durée.

Q: On souhaite diminuer par deux la durée d'une activité qui mobilise 2R1 et 4R2.

Choisir parmi les propositions, la répartition qui permettra d'atteindre cet objectif :
- 1R1 et 2 R2
- 4R1 et 8R2
- 4R1 et 4R2
- 2R1 et 2R2
A: 4R1 et 8R2