Title: Cours bases

Feedback shared by this category's questions, if right: Votre réponse est correcte.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Votre réponse est partiellement correcte.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Votre réponse est incorrecte.

Q: Quels sont les avantages de l'ingénierie concourante ?
- Le partage des informations se fait naturellement
- Le partage des informations permet une meilleure réactivité face aux modifications
- L'ingénierie concourante permet de raccourcir la durée du projet en termes de développement
- La démarche de projet est linéaire donc plus facile à comprendre et à piloter
- Il est plus facile d'obtenir un état d'avancement surtout lors des premières phases
A: Le partage des informations permet une meilleure réactivité face aux modifications; L'ingénierie concourante permet de raccourcir la durée du projet en termes de développement

Q: Qu'est ce qu'une marge libre ?
- La marge libre est la durée pendant laquelle on peut prendre du retard sur une tâche, sans décaler les tâches liées ni la date de fin du projet.
- La marge libre est la durée pendant laquelle on peut prendre du retard sur une tâche, sans décaler la date de fin du projet, mais en décalant les tâches liées.
- La marge libre est la durée qu'on peut allouer librement pour réaliser une tâche.
A: La marge libre est la durée pendant laquelle on peut prendre du retard sur une tâche, sans décaler les tâches liées ni la date de fin du projet.

Q: Un projet consiste à trouver un équilibre entre les contraintes suivantes (cochez les bonnes propositions) :
- objectifs
- coûts
- délais
- clients
- concepts
- méthodologies
A: objectifs; coûts; délais

Q: Quel est l'intérêt d'utiliser un diagramme de Gantt pour modéliser les activités d'un projet ?
- Mise en évidence des marges
- Facilité à faire du suivi de déroulement
- Mise en évidence des relations de dépendance entre les activités
- Facilité à représenter de nombreuses activités
- Facilité à représenter des coûts
A: Mise en évidence des marges; Facilité à faire du suivi de déroulement

Q: D’après Midler [1993] lors d’un projet  on passe d’une situation A à une situation B. Cochez les cases correspondant à chaque situation
- A : On maîtrise tout et tout est prévu
- A : On ne sait rien mais tout est possible
- B : Le niveau de connaissance est minimum et les marges de manœuvre sont encore grandes
- B : Le niveau de connaissance a atteint son maximum mais toutes les marges de manœuvre ont été utilisées
A: A : On ne sait rien mais tout est possible; B : Le niveau de connaissance a atteint son maximum mais toutes les marges de manœuvre ont été utilisées

Q: Choisir deux actions que doit mener le chef de projet parmi la liste suivante :
- Promouvoir le projet
- Sanctionner les erreurs des membres de l’équipe
- Planifier seul les différentes tâches
- Maintenir toute l'équipe informée
A: Promouvoir le projet; Maintenir toute l'équipe informée