Title: Défaut pour Réseau des antécédents

La catégorie par défaut pour les questions partagées dans le contexte « Réseau des antécédents ».

Q: Reportez ici la date de début au plus tard de la tâche E :
A: max(max(2+{dc},2+{dd})+{de},{db}+2)-{de}

Q: Complétez le réseau des antécédents du projet ci-dessous, sachant que les durées des tâches sont les suivantes :

Durée B = {db}
Durée C = {dc}
Durée D = {dd}
Durée E = {de}

[Image]

Reportez la date de fin au plus tôt pour la tâche E
A: max(2+{dc},2+{dd})+{de} (formula; values not in the backup's text)

Q: Reportez la date de fin au plus tôt du projet :
A: max(max(2+{dc},2+{dd})+{de},{db}+2)+5

Calculez la marge totale pour la tâche A :

A | {duree}
{dtot} | {ftot}
{dtard} | {ftard}

A partir du réseau des antécédents (partiel) ci-dessous, déterminez la marge libre de la tâche A :

 |  | (...)→ | B | {bd}
 |  |  | {bdtot} | {bftot}
 |  |  | {bdtard} | {bftard}
 |  | ↗ | {bml} | {bmt}
 |  | ↗ |  |
A | {ad} |  |  |
{adtot} | {aftot} |  |  |
{adtard} | {aftard} |  |  |
 |  | ↘ |  |
 |  | ↘ | D | {dd}
 |  |  | {ddtot} | {dftot}
 |  |  | {ddtard} | {dftard}
 |  | (...)→ | {dml} | {dmt}